---
type: Report
status: FINAL
owner: Lead Architect
date: 2026-01-23
tags: [status, milestone, tracer-bullet]
---

# 🚀 Weekend Status Report: "Operation Tracer Bullet"

**Datum:** 23. Jänner 2026
**Phase:** Validierung & Härtung

## 1. Executive Summary
Das Projekt hat einen kritischen Meilenstein erreicht. Der "Tracer Bullet" (Ping-Service) durchdringt erfolgreich den gesamten Stack – vom Frontend (Desktop) über das Gateway bis zur Datenbank, inklusive Security und Resilience.
Die technische Basis ist stabilisiert, die "Kinderkrankheiten" (Versionskonflikte, Docker-Networking) sind geheilt.

## 2. Status pro Gewerk

### 🏗️ Architecture & Build
*   **Status:** 🟢 GRÜN
*   **Erfolg:** Tech-Stack Stabilisierung (ADR-0013) hat Build-Probleme eliminiert.
*   **Doku:** `AGENTS.md` definiert klare Zusammenarbeit.

### 🐧 Infrastructure (DevOps)
*   **Status:** 🟢 GRÜN
*   **Erfolg:** Docker-Environment ist vollständig operational.
*   **Highlight:** Lösung des JWT-Validierungsproblems ("Split Horizon") ermöglicht saubere Auth in Containern.

### 👷 Backend (Spring Boot)
*   **Status:** 🟢 GRÜN
*   **Erfolg:** `ping-service` ist "Production Ready".
    *   Flyway Migrationen aktiv.
    *   CircuitBreaker & Metrics aktiv.
    *   Security (RBAC) aktiv.

### 🎨 Frontend (KMP)
*   **Status:** 🟡 GELB (Teilweise fertig)
*   **Erfolg:** Desktop-App kann sich einloggen und synchronisieren.
*   **Offen:** Web-Support (PKCE Flow) muss nachgezogen werden.
*   **UX:** Design ist noch rudimentär ("Developer Art").

## 3. Risiken & Blocker
*   **Keine Blocker.** Der Weg für die fachliche Implementierung ist frei.

## 4. Plan für das Wochenende / Nächste Woche
1.  **Web-Auth:** Frontend Expert implementiert PKCE für Browser-Support.
2.  **Integration Test:** Einmaliger kompletter Durchstich (Frontend -> Backend -> DB) mit laufendem Docker-Stack.
3.  **Domain Start:** Beginn der Arbeit an der `Events` (Veranstaltungen) Domäne.
