---
type: Report
status: ARCHIVED
owner: Lead Architect
date: 2026-01-19
tags: [architecture, review, frontend, ping-feature]
---

# 🏗️ Lead Architect Review: Frontend Refactoring

**ARCHIVED:** This report reflects a past state. Please refer to `2026-01-23_Weekend_Status_Report.md` for the current status.

---

**Datum:** 19. Jänner 2026
**Status:** ✅ **APPROVED**
**Referenz:** `docs/90_Reports/2026-01-19_Frontend_Refactoring_Status.md`

---

## 1. Bewertung der Umsetzung

Ich habe die Änderungen des Frontend Experts geprüft und bin mit dem Ergebnis **sehr zufrieden**. Die kritisierten Punkte aus dem Handover vom 17.01. wurden präzise und vollständig adressiert.

### ✅ Architektur-Konsistenz
*   **Clean Architecture:** Die Struktur unter `at.mocode.ping.feature` ist vorbildlich (`data`, `domain`, `presentation`, `di`).
*   **Single Source of Truth:** Das Legacy-Package `at.mocode.clients.pingfeature` wurde restlos entfernt. Es gibt keine "Ghost-Klassen" mehr.
*   **Entkopplung:** Die Einführung des `PingSyncService` Interfaces im Domain-Layer ist ein exzellenter Schachzug, um die UI vom generischen `SyncManager` zu isolieren.

### ✅ Integration (DoD erfüllt)
*   **UI Wiring:** Die `MainApp.kt` importiert nun korrekt `at.mocode.ping.feature.presentation.PingScreen` und `PingViewModel`.
*   **User Feedback:** Der `PingScreen` enthält nun den geforderten "Sync Now"-Button und zeigt das Ergebnis (`lastSyncResult`) an. Damit ist der Sync-Prozess für den User transparent.

### ✅ Code-Qualität
*   **Koin Modul:** Das `pingFeatureModule` ist sauber definiert und nutzt `named("apiClient")` korrekt für den authentifizierten Zugriff.
*   **JS-Kompatibilität:** Der explizite Einsatz von `kotlin.time.Clock` vermeidet bekannte Probleme im Multiplatform-Umfeld.

---

## 2. Arbeitsaufträge & Nächste Schritte

Da der "Trace Bullet" nun erfolgreich durchschlagen hat (Backend + Frontend + Sync + Auth), können wir die Entwicklung skalieren.

### A. @Frontend Expert (Priorität: MITTEL)
**Aufgabe:** Migration weiterer Features.
1.  Wende das "Ping-Pattern" (Clean Arch) auf das `auth-feature` an.
2.  Stelle sicher, dass auch dort ViewModels und Repositories sauber getrennt sind.

### B. @Backend Developer (Priorität: HOCH)
**Aufgabe:** Vorbereitung der Fachdomänen.
1.  Beginne mit der Modellierung der **Veranstaltungen (Events)** Domain.
2.  Erstelle die API-Contracts (`contracts` Modul) basierend auf den Anforderungen.

### C. @Infrastructure & DevOps (Priorität: NIEDRIG)
**Aufgabe:** Monitoring-Check.
1.  Prüfe in den nächsten Tagen die Logs auf eventuelle Sync-Fehler, die durch die neue Frontend-Implementierung ausgelöst werden könnten.

---

## 3. Fazit

Der Architektur-Knoten ist gelöst. Das Projekt befindet sich nun auf einem stabilen Fundament für die weitere Skalierung.

**Lead Architect**
*End of Review*
