---
type: Journal
status: COMPLETED
owner: Curator
date: 2026-01-31
participants:
  - Lead Architect
  - DevOps Engineer
---

# Session Log: 31. Jänner 2026 – E2E Smoke (Exposed 1.0.0, Ktor 3.4.0)

Zielsetzung
- End-to-End-Smoke nach den zentralen Versionsanhebungen (Exposed/Ktor); Verifikation der Bootbarkeit und der Basis-Routen/Health/Metriken im Docker-Stack.

Durchführung & Ergebnis
- Stack gestartet mit `docker compose --profile all up --build -d`.
- Gateway: Health/Readiness/Prometheus erreichbar, 200 OK.
- Ping-Service: Health/Readiness/Prometheus stabil, 200 OK.
- Web-App (Nginx): Health 200, Fallback-Assets aktiv. Favicon hinzugefügt (404 eliminiert).
- Desktop-App: Xvfb, XFCE, x11vnc, noVNC aktiv, Zugriff über http://localhost:6080/.

Auffälligkeiten
- FE KMP/JS-Build im Builder derzeit rot (fehlende JS-Implementierungen in Auth/Ping-Data). Nginx liefert Fallback, daher Smoke nicht blockiert.

Artefakte
- Report: `docs/90_Reports/2026-01-31_E2E_Smoke_Migration_Exposed_Ktor.md`

Nächste Schritte
1. Frontend KMP „web“-Target Migration & Build-Fix.
2. Erneuter E2E-Smoketest nach FE-Fix; Report ergänzen.
3. Referenzdokumente finalisieren (Diagramme/Checklisten/Rollback).
